\begin{sidewaystable}%[!htbp]
\scalebox{0.75}{
\tablehead{\hline \multicolumn{1}{|c|}{\bfseries AE} & \multicolumn{2}{c|}{\bfseries Com. cliente} & \multicolumn{2}{c|}{\bfseries Planificación} & \multicolumn{2}{c|}{\bfseries An. riesgo} & \multicolumn{2}{c|}{\bfseries Ingeniería} & \multicolumn{3}{c|}{\bfseries Constr. y adapt.} & \multicolumn{2}{c|}{\bfseries Ev. cliente}\\ \hline}
\begin{supertabular}{|p{1.5cm}|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}\hline
Acción & TUE & SRS & Estim & Planif & Valor & Pl. & Análisis & Diseño & Codif. & Prueba & Ens. & Instalac. & Eval\\ \hline \hline
\emph{Proyecto}
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{}
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{0.1 \newline i: 8/11 \newline f: 28/11 \newline r:todos \newline e: Análisis inicial\newline CDU} 
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{3}{p{2.7cm}|}{}
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{}\\ \hline
\emph{Proyecto}
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{1.1 \newline i: 29/11 \newline f: 15/12 \newline r:todos \newline e: SRS }
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{1.2 \newline i: 5/12 \newline f: 18/12 \newline r: DB \newline e: Prototipo inicial} 
& \multicolumn{3}{p{2.5cm}|}{}
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{1.3 \newline i: 19/12 \newline f: \newline r: \newline e: entrega 1} \\ \hline
\emph{Proyecto}
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{2.2.0 \newline i: 21/02 \newline f: 24/02 \newline r: DP \newline e: Com. cliente \newline rev. SRS}
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{2.2.1 \newline i: 21/02 \newline f: 24/02 \newline r :FD \newline e: Estimación }
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{2.2.2 \newline i: 21/02 \newline f: 24/02 \newline r: MC \newline e: Plan Proyecto }
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{2.2.3 \newline i: 7/01 \newline f: 15/01 \newline r :IZ \newline e: Plan Riesgos }
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{3}{p{3.2cm}|}{2.1 \newline i: 7/02 \newline f: 24/02 \newline r:DB \newline e :Implementación }
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{}
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{2.3 \newline i:27/02 \newline f: \newline r: \newline e: entrega 2}  \\ \hline
\emph{Proyecto}
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{3.1 \newline i: 8/03 \newline f: 11/03 \newline r: todos, DP \newline e: Reunión  \newline RTF. Rev. SRS }
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{3.2 \newline i: 10/03 \newline f: 13/03 \newline r: FD, ML \newline e: rev. Estimación }
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{3.3 \newline i: 10/03 \newline f: 12/03 \newline r: MC, IZ \newline e: rev. Plan \newline Proyecto }
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{3.5 \newline i: 9/03 \newline f: 12/03 \newline r: DB, IZ \newline e: rev. Plan \newline Riesgos }
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{}  
& \multicolumn{3}{p{3.2cm}|}{3.4 \newline i: 4/03 \newline f: 11/03 \newline r: DB \newline e: Implementación }
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{}
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{2.3 \newline i: 1/04 \newline f: \newline r: \newline e: entrega 3}  \\ \hline
\emph{Proyecto}
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{}
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{4.1 \newline i: 5/04 \newline f: 9/04 \newline r: todos \newline e: UML} 
& \multicolumn{3}{p{3.2cm}|}{4.2 \newline i: 5/04 \newline f: 10/04 \newline r: DB, ML \newline e: Implementación }
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{4.3 \newline i: 12/04 \newline f: \newline r: \newline e: entrega 4}  \\ \hline
\emph{Proyecto}
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{}
& \multicolumn{4}{p{2.7cm}|}{5.3 \newline i: 22/05 \newline f: 1/06 \newline r: DP, IZ, MC \newline e: nueva \newline documentación} 
& \multicolumn{2}{p{2.7cm}|}{5.1 \newline i: 19/04 \newline f:1/06 \newline r: todos \newline e: UML} 
& \multicolumn{3}{p{3.2cm}|}{5.2 \newline i: 21/04 \newline f: 30/05 \newline r: DB, ML \newline e: Implementación }
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{} 
& \multicolumn{1}{p{2.7cm}|}{4.4 \newline i: 2/06 \newline f: \newline r: \newline e: entrega 5}  \\ \hline
\end{supertabular}}
\caption{Tabla de estructura de descomposición del trabajo}
\end{sidewaystable}